安 检 查 手 册

12 涉及重大危险源的，建设单位按照要求完成重大危险源安全监测监控有关数据接入。

国家检查重点

《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022〕52号)

9.2.2审查要点(6)危险化学品重大危险源监控措施和接入落实情况。

无

查重大危险源安全监测数据在线情况

13 企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。

法律法规/标准规范

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十四条

项目建设单位或总承包商负责编制总体试生产方案、明确试生产条件，设计、施工、监理单位要对试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案设计、施工、监理单位审查同意后，还要经专利供应商现场人员书面确认。项目建设单位或总承包商负责编制联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。

试生产方案是否明确试生产条件，以及对各参与人员的安全交底

查总体试生产方案和专项试车方案

14 建设项目试生产前，完成各项生产运行基础管理资料的编制工作。

法律法规/标准规范

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十四条

建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和试车台账(包括工艺流程图操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等)的编制工作。

无

查各项生产技术资料、岗位记录表和试车台账

15 应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。

法律法规/标准规范

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十四条

系统吹扫冲洗安全管理。在系统吹扫冲洗前，要在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫。

无

查吹扫冲洗方案

486