# 安 检 查 手 册

| 21 | 单机试车过程中管理 | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。 | 无 | 查单机试车记录 |
|----|-------------------|------------------| -------------------------------------------------- | - | - | - |
| 22 | 单机试车结束后，建设单位组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 单机试车结束后，建设单位要组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 | 单机试车的各专业确认表 | 查单机试车记录 |
| 23 | 应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。 | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 联动试车安全管理。联动试车应具备下列条件：所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类生产记录、报表已印发到岗位；负责统一指挥的协调人员已经确定。 | 无 | 查试车管理程序 |
| 24 | 投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，对各项准备工作进行审查确认。 | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 投料安全管理。投料前，要全面检查工艺、设备、仪表、公用工程和应急准备等情况，具备条件后方可进行投料。 | 无 | 查试车前准备工作确认表 |
| 25 | 投料试车应明确负责统一指挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。 | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 投料及试生产过程中，管理人员要现场指挥，操作人员要持续进行现场巡查，设备、电气、仪表等专业人员要加强现场巡检，发现问题及时报告和处理。 | 无 | 试车方案 |

488