安 检 查 手 册

| 4 | 企业未落实危险化学品建设项目安全设施设计专篇提出的安全措施；未开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成），或者未落实整改“三查四定”发现的问题即开展试生产的。 | 法律法 规/标 准规范 | 1. 《中华人民共和国安全生产法》 | 第三十四条矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目 的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目 竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和结果的监督检查。 | 骤等。 5风险控制。 | 查试生产装置的“三查四定”和安全整改措施项 |
| :-: | :- | :-: | :- | :- | :- | :- |
| 5 | 法律法 规/标 准规范 | 2. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号） | 第二十一条 成后，建设法律、法、和国家的国家标准、行业标准的，建设项目安全设施进行验收，保证建设项目安全设施满足产品生产、储存的安全要求，并正常适用状态。 | 安全设施施工完按照有关安全生产国家标准、行业标准、建设项目安全设施进行验收，保证建设项目安全设施满足产品生产、储存的安全要求，并正常适用状态。 | 六、试生产安全管理。 |  |
| 6 | 法律法 规/标 准规范 | 《关于加强化工安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |  |  |  |

483