安 检 查 手 册

9

建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。

国家检查重点

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条

（十五）试生产前各环节的安全管理。建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），确保施工质量符合有关标准和设计要求，确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施已经落实。

是否编制三查四定方案或检查表，检查事项是否全部关闭

查“三查四定”记录

10

建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产（使用））可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案

法律法規/标准規范

《危险化学品建设项目安全监督管理法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）

第二十二条建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，安全生标准的规定，密的生产（使用）方案。

是否制定试生产方案

查试生产方案审批记录、试生产条件确认记录

11

在试生产前，建设单位应组织专家对试生产方案进行论证，对试生产条件进行确认，对试生产过程进行技术指导。

国家检查重点

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）

第二项 建设单位在采取有效安全生产措施，方可将建设项目安全设施与______、储存、使用的主体装置、设施进行试生产（使用）。生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。

试生产方案是否经过评审，专家建议是否落实

查试生产方案论证记录

485